永利总站·yylcc

?
· · ENG
永利总站·yylcc邮箱
首页 > 读·新闻 > 专题专栏 > 庆祝建国60周年专题 > 成就巡礼 > 核电
核电

阳江核电二十年追梦之路

发稿时间: 2009年09月17日    【 字体:
  1988年的南粤大地,改革浪潮正风起云涌,我国第一座大型商用核电站——大亚湾核电站刚建设不久,敢为人先的广东省就开始着手谋划新的核电项目,启动了广东第二核电站厂址的查勘工作。当年的12月,厂址查勘人员走进了阳江的山山水水。阳江东部,一个叫沙环村、一个叫东北村的临海小村迎来了一群陌生人,从此日复一日潮起潮落的单调、日出而作日落而息的平静被打破。各方面良好的自然条件使阳江沙环厂址顺利通过了原能源部组织的广东第二核电站初步可行性研究报告的评审,成为广东第二核电站优选厂址。为争取项目早日开工,永利总站·yylcc永利总站·yylcc和广东省政府进行了长期不懈的努力,分别于1998年、1999年、2001年和2003年四次向国家上报项目建议书,阳江市委市政府历届领导班子为了推动阳江“一号工程”上马,在项目立项审批和前期准备等各方面提供全力支持。

  永利总站·yylcc永利总站·yylcc在新的形势下审时度势,对永利总站·yylcc的发展作出战略部署,领导中广核走出大亚湾核电基地,将阳江核电作为培育多基地、多项目建设能力的试验田,阳江核电前期准备工作开始扎扎实实地朝前推进:2003年1月,永利总站·yylcc成立新的阳江核电筹建处,12月厂平一期工程开工;2004年2月,海工一期东防波堤开工建设,2005年2月,阳江核电有限永利总站·yylcc注册成立,4月永利总站·yylcc挂牌;2006年12月,220KV施工电源供电工程完工;2007年3月,水库下闸蓄水,8月水厂一期可用,12月重件码头工程开工;2007年9月,1、2号机组核岛负挖工程开工,2008年2月完工;2008年3月14日,国家发改委复函同意阳江核电项目按照六台百万千瓦级压水堆核电机组建设规模开展前期工作,同月,通过国家核安全局对核岛筏基组织的核安全检查,并开始核岛垫层及替代砼浇筑,5月,项目(6×1000MW)可行性研究报告通过评审,11月,项目申请报告通过核准评估,11月12日,国务院常务会议核准项目开工建设,并一次核准6台机组;12月16日,国家核安全局颁发1、2号机组建造许可证,建设现场举行了隆重的开工仪式,1号核岛浇筑第一罐混凝土。阳江核电项目由此告别了二十载追梦之路,开始踏上编织未来宏图的征程。

  阳江核电作为永利总站·yylcc在广东首个走出大亚湾的项目,经过多年精心组织,不仅使其成为国内核电项目前期准备最充分、开工条件最好的项目,而且有效探索了多基地建设的工程建设、组织模式,为永利总站·yylcc后续走出广东省的项目提供了宝贵的经验,也培养和造就了一大批新项目开发和建设管理、技术核心骨干,成为永利总站·yylcc核电新项目管理、技术人才的摇篮。

  阳江核电二十载追梦,坚持和磨砺终究带来丰硕的回报,今天的阳江核电已成为我国核电事业发展历程中新的里程碑,也是广东省打造“核电示范区”的起点。阳江核电按规划容量一次建设6台百万千瓦级核电机组,成为我国迄今为止一次核准规模最大的核电项目。这对发挥规模优势、推动标准化、系列化工程建设创造了条件。同时,通过阳江核电项目规模化建设,将有力地促进广东本地永利总站·yylcc提高参与核电供货、服务的积极性和技术能力,推动广东核电产业链的发展。今明两年将是广东省落实核电项目的关键时期,阳江核电的建设成为了“核电示范区”建设的转折点,这不仅体现在其建成投产后广东省核电发电比例将一举超过20%,能源结构和生态环境将得到有效改善,而且即将建设的CPR1000改进型技术示范项目必将有力推动广东省后续核电项目的发展。阳江核电项目每千瓦造价是我国目前在建核电工程中单价投资最低的项目,项目投产后,每千瓦时的含税电价,与广东省脱硫燃煤机组标杆上网电价相比,具有很强的竞争力,充分体现核电的经济性,这不仅将为广东省经济社会发展作出贡献,而且必将进一步促进广东省核电发展。

  浪里百舸竞欲发,恰是风正帆劲时。20年的苦苦追求,练就了我们坚韧不拔的意志,积累了不竭的创业激情和动力,阳江核电建设者们已经作出庄严承诺:我们将努力建好阳江核电站,通过技术和管理创新,持续提升安全性、先进性和经济性,将阳江项目建设成百万千瓦级核电站的标杆工程。20年的梦想正在阳江核电建设者手中变为现实。

MORE最新消息

?
善用自然的能量深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦
Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved 粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc:微信扫描

永利总站·yylcc:新浪微博扫描

Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved
粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc(中国)IOS/Android通用版/手机APP下载